# CMM_BIM_01

## Erros e Omissões - 2024/03/11

### Ponto 21

> Demolição das paredes exteriores em tijolo e bloco de betão de acordo com as peças
desenhadas do projeto de Arquitetura e todos os trabalhos necessários à correta execução m2
da tarefa. Os excedentes serão transportados a vazadouro.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_21-Lote_2-Paredes_Exteriores-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_21-Lote_3-Paredes_Exteriores-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|           1858,13 |                   2508,48 |    650,35 |             1858,13 |            4173,00 |                  6031.13 |

### Ponto 23

> Demolição e remoção das varandas em betão e metálicas e todos os trabalhos necessários à correta execução da tarefa.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_23-Lote_2-Varandas-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_23-Lote_3-Varandas-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|            350,12 |                    441,15 |     91,03 |              350,12 |             339,81 |                   689,93 |

### Ponto 24

> Remoção dos caixilhos exteriores existentes, incluindo transporte carga e descarga de Quantidadeentulhos a vazadouro e de todos os trabalhos especificados no caderno de encargos.

* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_24-Lote_3-Caixilhos_Exteriores-Demol.ifc)


| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|              1 vg |                      1 vg |       N/A |                 0m2 |         309,72m2 |                   309,72m2 |

### Ponto 25

> Remoção das portas de homem, tapumes e todos os restantes elementos de segurança que protegem as entradas de ambos os lotes, aos níveis da cave e do R/C, incluindo transporte carga e descarga de entulhos a vazadouro e de todos os trabalhos especificados no caderno de encargos.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_25-Lote_2-Portas_Homem-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_25-Lote_3-Portas_Homem-Demol.ifc)


| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|              1 vg |                      1 vg |       N/A |                3 un |               1 un |                     4 un |

### Ponto 26

> Demolição integral das escadas de acesso ao edifício, incluindo transporte carga e descarga de entulhos a vazadouro e de todos os trabalhos especificados no caderno de encargos.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_26-Lote_2-Escadas_Acesso_Edificio-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_26-Lote_3-Escadas_Acesso_Edificio-Demol.ifc)


| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|              1 vg |                      1 vg |       N/A |              6,68m2 |            16,74m2 |                  23,42m2 |

### Ponto 27

> Remoção de todos os tubos de queda, caleiras e dos restantes elementos que compõem o sistema de águas pluviais, incluindo remoção de entulhos a vazadouro.

**Sem elementos para avaliação**... A aguardar levantamento no local.

### Ponto 31

> Demolição da laje do rés do chão de acordo com as especificações dos projetos de Arquitetura, Estabilidade e caderno de encargos.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_31-Lote_2-Laje_RC-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_31-Lote_3-Laje_RC-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|           1107,00 |                   1439,10 |    332,10 |              821,57 |            1044,89 |                  1866.46 |

### Ponto 32

> Demolição **integral** das cisternas em betão armado na cave, incluindo transporte, carga e descarga de entulhos a vazadouro e todos os trabalhos necessários de acordo com m2 especificações do caderno de encargos.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_32-Lote_2-Cisternas_Cave-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_32-Lote_3-Cisternas_Cave-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|               N/A |                       N/A |       N/A |      Paredes: 59,47 |     Paredes: 70,04 |          Paredes: 129,51 |
|               N/A |                       N/A |       N/A |      Lajes:   43,91 |       Lajes: 52,01 |             Lajes: 95.92 |
|             20,00 |                     27,80 |       7,8 |      Total:  103.38 |      Total: 122.05 |            Total: 225.43 |

### Ponto 33

> Remoção das paredes interiores, incluindo transporte, carga e descarga de entulhos a vazadouro e todos os trabalhos necessários de acordo com especificações do caderno de m2 encargos.

* [Lote 2](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_33-Lote_2-Paredes_Interiores-Demol.ifc)
* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_33-Lote_3-Paredes_Interiores-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|           4101,00 |                   5618,37 |   1517,37 |             4101,86 |            5814,52 |                  9916,38 |

### Ponto 983

> Demolição de coberturas existentes e estruturas de suporte, considerando todos os elementos necessários para a sua execução, triagem na própria obra e reciclagem de m2 todos os materiais. Inclui escoramento, carga, transporte e descarga, todas as tarefas acessórias necessárias para a efectivação dos trabalhos, assim como a limpeza do local.

* [Lote 3](https://gitaec.org/rnbarros/cmm_bim_01/src/branch/main/Modelos/Erros_E_Omissoes-2024_03_11/Ponto_983-Lote_3-Coberturas-Demol.ifc)

**Valores em m2**
| Valor em concurso | Valor aferido concorrente | Diferença | Valor confirmado L2 | Valor confirmado L3| Valor confirmado L2 + L3 |
|------------------:|--------------------------:|----------:|--------------------:|-------------------:|-------------------------:|
|               N/A |                       N/A |       N/A |                   0 |             893,97 |                   893,97 |